NIG LAN RENEWAL 2011/2012


 * 情報インフラ全体の制度（制度とは組織と規則のことです）　遺伝研情報インフラ制度案
 * 各論１　利用者の規則 : コンピュータ・ネットワーク利用基準 改正案 | 研究所コンピュータ・ネットワーク利用基準（現行法）
 * 各論２　研究所の義務　 :ROISセキュリティーポリシー | 研究所情報セキュリティーポリシー
 * 参考|2011遺伝研ネットワーク刷新事業　| Replacing SuperComp 2012 | 電子計算機委員会ログ | 遺伝研ネット会議・講義システム |  2011-11-17 計算機委員会建議用メモ | |


 * システム管理チームのページ　　http://ddbjsys.ddbj.nig.ac.jp/
 * [[File:情報セキュリティーポリシー原案2008-1.pdf]]
 * [[File:機構・情報セキュリティーポリシー組織図.pdf]]

=　　=
 * 全館で無線LANはDHCP下に入った
 * ネットワーク機器に入れるIPを限定して運用開始
 * アドレスの運用について提案を理解(展開がスタッフの宿題）
 * 撤去仕事　来週に積み残し分を
 * 宿泊棟２階セミナールームの無線 LAN 利用については、セミナー時、 guest ではなく、SSID1172 で接続する様、所内への周知をお願い致します.  概念図を知ってもらうのがいいかもしない.
 * 資料を一部IPを消した後で国土交通省に提出
 * 継続課題の引継ぎ
 * DNS問題の部分問題: ddbjドメインのDNSがあるがそれをどうするか？　　ddbjドメインはスパコン専用にしてスパコンエンジニアがDNSを管理したほうが予算や責任上も好ましい. 　将来はsmartURLにする
 * DMZ運用: 遺伝研HPからDMZ内のサーバーに移動してゆく(奈倉さん）

=NOTICE March 21,2012= http://farm7.staticflickr.com/6035/7002246193_852789a831_n.jpg http://farm7.staticflickr.com/6043/7002246207_9f68a75c4b_n.jpg http://farm7.staticflickr.com/6043/7002246165_5d29e79368_n.jpg
 * お蔭さまでネットの入れ替え作業が無事終了し本日検収に立ち会いました. 　ご協力ありがとうございました.
 * 左から 新F/Wとルータ(スパコン棟3F), 新ビルスイッチ(各ビルにあり）, 発掘し廃棄するキャンパス（旧）およびギガビット(旧旧）の不要機器　(CIB棟裏の小屋に集積）

=NOTICE March 2, 2012=

To all-nig: Radio Site Survey

 * 03-08　to 03-11:全所で無線LANの電波調査を行います. 　作業者が調査の為に部屋の中に立ち入ります.
 * 03-08 to 03-11: Engineers will enter your offices/labs for radio site survey w or w/o your presence.

To Some of you: LAN interruption
建物地図_building_map []

(G,H,J)および(Ce,Cw,Y) の住人の方　|To colleagues in G, H, J and Ce, Cw, Y buildings:

 * 下記の日程でそれぞれの場所で4時間程度断線します.
 * Short interruption, about four hours, again to finalize the operation on the following dates.
 * 03-10(Sat): （G,H,J):
 * 理由：　G棟ビルスイッチを現状ラックから壁の目隠し場所に移動,　G棟澤先生用Access Point　追加(鉄板入り防磁壁対応）
 * 03-17(Sat): (Ce,Cw,Y)
 * 理由：Ce棟ビルスイッチを現状ラックから壁の目隠し場所に移動　Y棟 フロアスイッチ接続

(V,S,T,U,X) の方は土曜日に10分ほど断線します.

 * 03-17(Sat): ①V.実験圃場管理棟②S.系統生物西附属棟③T.系統生物共通棟④U.ネズミ附属棟⑤X.動物飼育実験棟
 * 理由:Switch の設定　: 10分程度切断します.

これで旧ビルスイッチは廃棄の順番を待つのみになります. またすべてのネット系の予定作業の終了です. ご協力ありがとうござまいした. それぞれの日にそれぞれの場所がDHCPの配下で無線LANをご利用になれるようになります. This is the final operation. Thank you for your cooperation for NIG LAN renewal. - ■3/17（土）

（１）以下建屋については4時間程度の通信断　目的:Moving building-switch to concealed place. ①C-e.研究実験棟東棟 ②C-w.研究実験棟西棟 ③プレハブ棟

（２）以下建屋については10分程度の通信断 目的:以下の建屋をDHCP　配下に収める ①V.実験圃場管理棟 ②S.系統生物西附属棟 ③T.系統生物共通棟 ④U.ネズミ附属棟 ⑤X.動物飼育実験棟

=Q&A after 2/25= お手数ですが以下について対応をお願い致します. VPN接続装置の機種変更があり従来の接続クライアントソフトウェア(Cisco AnyConnect) では2/25以降、接続が不可になっております. 御手数ですが以下の手順に変更して接続をお願いします. ご利用のアカウント とパスワードは従来のものがそのまま利用できます. 接続手順 １．ブラウザを起動し、以下のURLを入力 https://vpn.nig.ac.jp ２．Webサイトのセキュリティ証明書の警告画面が表示されるので[このサイトの閲覧を続行する]をクリック ３．[Junos Pulse Secure Access Service]画面が表示されるのでこれまでお使いのユーザ名／パスワードを入力し、[Sign In]をクリック ４．ホーム画面が開くので、画面下の[ネットワークコネクト]において[開始]ボタンをクリック ５．初回接続時には、ネットワークコネクトというツールがインストールされます. 画面右下のタスクトレイにツールが表示され、[接続されました]と表示されればVPN接続完了です. これで端末にはプライベートIPアドレスが付与され、内部セグメントに接続が可能となります. 上記についてご不明な点があれば、net-migration@nig.ac.jpへご連絡ください. 以上よろしくお願い致します. -- DNSに登録漏れがありました. 以下のホストをDNSに登録しましたので、ご確認お願い致します. viking. gbox. --- To:	 net-migration@nig.ac.jp 日付:	 2012年2月27日10:28 件名:	 VPN接続不可に関するご連絡 遺伝研VPN (vpn.nig.ac.jp) 接続不可についてご連絡致します. MacOSX Cisco AnyConnectクライアントからVPN接続を試みましたが 以下のWarinigが表示され、接続失敗します. Warinig: The following Certificate received from the Server could not be verified. ネットワーク切り替えに伴う2/25前後してVPN接続ができなくなったため こちらにご連絡させていただきました. 外部ネットワークからのVPN接続でログインおよび内部サーバへのSSH接続を確認しました. よろしくお願いします. - 自分のメーラーソフトがメイルを取りに行くとエラーを出す　　Ninja >> LANから切り離された昔のメイルサーバ(すでに新着メイルは来ていない）も見に行っているのが原因　POPしにゆく設定をはずす　ただし古いメイルはもう個人のＰＣにしか存在しないので移動は大変
 * ありがとうございました.

=NOTICE 17 Feb 2012=

2/25(土）　ネット切り替え作業に関するお知らせとお願い　| Notice on Net work interruption

 * 末梢から進めた新しいネット敷設がようやく終わりに近づきました. | NIG LAN replace has reached to the last step.
 * 2/25(土)休日　建物スイッチから中枢側の外部接続切り替えを行います. |On Feb 25(Sat) New LAN will be connected to WAN.

http://farm8.staticflickr.com/7068/6884711291_f2394f5d8e_m.jpg http://farm8.staticflickr.com/7188/6884711613_75e029b33b_m.jpg --- （詳細については　セルイノ　NBRP のご担当者にはお伝えしてあります. ）
 * 1) 建物毎に数時間ネットが不通になります　（スケジュールは表１） | Interruption timing depends on Buildng.(See Tab1)
 * 2) 大半の方はそのままで現在お使いの情報コンセントが機能し始めます. | Most of you may leave peripheral machines AS IS.
 * 3) 情コンを新設（緑色のマーク(下の写真参照)）したフロア（表２）では現在のコンセントは不通になります. 2/25 18:00以降に各自新設の情コンに接続しなおしてください. | If you find Green NEW LAN socket in your room, the present socket is out of connection after this. Connect machines to the Green sockets after 2/25 18:00.
 * 4) 3　の方は金曜の帰宅前に新情コンに接続しておかれても構いません. ループに注意
 * 5) 断線期間でも所外であれば通常通り@nig.ac.jpメイルは利用できます. |@nig.ac.jp mailing system will not be affected at any time.
 * ループに注意 スイッチやハブなど複数のソケットを持つ機器が新情報コンセントと旧情報コンセント両方に同時につながらないように注意してください. 新旧が末梢でループすると全体が落ちることがあります. |　DO NOT MAKE BRIDGING CONNECTION B/W NEW(green) and OLD sockets.
 * 個人でメイルサーバーを運用している方へお知らせ
 * 1) 2/25(土） 9:00　から　2/27（月） 9:30までの間所内のmailgwが停止します.
 * 2) 新ネットワーク切り替え後は所内のmailgwを経由したメールは送信のみが可能になります.

<<表1>> 2/25(土) 断線スケジュール（予定） Schedule of LAN interruption

開始～終了 (period)                      対象フロア (Floor)

9:00～9:10　　　 　 SINET4スイッチ切り替え、DNSサーバの切り替え Switch DNS server

9:00～9:30　　　 　・K:第二計算機棟、  ・P:DDBJ附属棟 9:00～10:05　　　  ・M:電子計算機棟2,3階(電子計算機室)

9:00～10:05　　    ・R:系統生物情報センター ・V:実験圃場管理棟 ・S:系統生物西附属棟 ・T:系統生物共通棟 ・U:ネズミ附属棟

9:00～10:40   　　　　　G:構造遺伝学研究センター ・H:RI実験棟 ・J:第二研究実験棟

9:00～11:20  　　　・C:研究実験棟(東)(西) ・Y:プレハブ棟(北)(南)

9:00～12:00  　　　・A:研究本館 ・B:図書館 ・D:講堂 ・Q:研究員宿泊施設(セミナー室、研修室のみ　Only public spaces )

9:00～14:00  　　　 系統生物研究センターR406号室とサーバ室

9:00～18:00         W:CIB-DDBJ研究センター W203/205号室
 * 上記のスケジュール（予定）の内容についてご相談、ご質問がある方は以下の問い合わせ先にご連絡ください. 　| If you have problem with the schedule above mail net-migration@nig.ac.jp
 * 断線スケジュール相談対応メールアドレス net-migration@nig.ac.jp

<<表２>> 　旧情コンが使えなくなるフロアー（緑の情コンが新設されたフロア) Floors with NEW SOCKETS

C.研究実験棟(東) 1～7階の全フロア

G.構造遺伝学研究センター 1～4階の全フロア

M.電子計算機棟 1階の全フロア

R.系統生物研究センター R401、R404、R406号室以外の1階から4階の全フロア

W:生命情報・DDBJ研究センター  W201、W203、W205号室以外の1階から5階の全フロア

作業後の通信不調等に関する連絡先：(2/26（日) 9:30 以降 内線：2909 またはメールアドレス：net-migration@nig.ac.jp
 * 2/25 13:00以降、新ネットワークへの接続は可能ですが、 2/25 中は作業関係者がすべてネットワークの切り替え作業に従事している為、ネットワーク関連のお問い合わせを受け付けることが申し訳ありませんができません. 　2/26(日) 9:30 以降以下の問い合わせ先へ問い合わせをお願い致します.

電話(内線)での問い合わせ受付時間 2/26(日）～3/2（金)    9:30～18:00 If you find problems after Switching to new LAN, contact net-migration@nig.ac.jp./ex 2909 They can respond only after 2/26(Sun) 9:30am.

2/2 騒音のお知らせ
明日から全館で順番に無線LANのアクセスポイントの設置工事が始まります. 下の黄色い四角のマークはコンクリートにボルト穴をあける騒音を伴います. 静粛を要するご予定と重なっている場合には　その旨 調達チーム(ex6730)　までお知らせください.
 * J:騒音のお知らせ　Okubo 18:03, 2 February 2012 (JST)

They are shown by the yellow box in the timeline below. About the names of your building in the timeline, please ask somebody. If you expect some problems with the schedule, please contact NIG office　ex6730.
 * E:Some noises are inevitable at the time and place of Access Point deployment on the walls.

http://farm8.staticflickr.com/7155/6805793195_7d40a32fa8_b.jpg http://farm8.staticflickr.com/7005/6805793309_be0a8913c6_b.jpg http://farm8.staticflickr.com/7003/6805793553_5f78be7fa6_b.jpg http://farm8.staticflickr.com/7154/6805793433_e0149b70b7_b.jpg

=目的=
 * 1) 老朽化したネットを刷新する　(古いのを捨てる）
 * 2) 所員および来客の便益を増大する
 * 3) 共同利用事業の便益増大
 * 4) ネット管理を確実かつ容易（安価）にする

=仕様=


 * 1) 高機能メタル配線の導入による光配線領域の縮退（パフォーマンスを下げない機器の軽量化）
 * 2) DHCPサーバの導入（所員の接続が容易になりグローバルIPの無駄がなくなる）
 * 3) 無線LANの導入　（所員の接続の自由度増大　会議講義でのネット利用）
 * 4) 仮想所外エリアの新設　（セキュリティーを損なわないで来客の便益の増大）
 * 5) 所内高速接続エリアの新設　（事業センターの便益増大と独立セキュリティーの確立）

=実施計画　（所内の皆様にも関係する情報です）= 方針概要: ①中枢機器を導入し孤立状態で相互連絡を構築 ②場所別に末梢系の構築（現状のネット機器とスワップまたは新規ネット配線にむけて） ③構築した末梢系を旧中枢および新中枢にコラテラル接続し所員の利用を中断せず新中枢と新抹消の連絡を確立する ④外部からの旧中枢への接続を新中枢にスイッチする （注）末梢のメタル化が進んでいる場所はスイッチ交換のみで部屋まで光を使っているところは部屋のコンセント張り直しを行います. - ①11月17,18日には　施設間の基幹ネットの下見があります. 日立システムの方々がきます ②11月21、22　24，25の４日間にわたり　ネット敷設下見で遺伝研全体の居室内も含めた業者による下見があります. 日立システムの方々 ①は入校許可のみ ②は無人の部屋も含めて　各部屋に立ち入りますので　鍵だけでなく事務方でだれか随行員を出していただくのが安心です all に周知することと当日の人員などにつき手配をよろしくお願いします. -
 * 植松さま From大久保　2011-11-11

To:関係各位 From:岩間＠サーバTM

(柳井)代理で、全体スケジュールをアップロード致します. ご確認の程宜しくお願い致します.



ステップ番号７から１１の期間に場所別のタイミングで短いネット不通が起こります. 詳細は後日調整します. -- 藤山 to Allnig 2011-11-14 （２）12月から、現行システムから新システムへの移行を順次実施します. ま ず、各フロアのネットワークスイッチを交換する予定ですが、この際スイッチごとに10分間程度の不通時間が生じる予定です. 詳しい時間帯については後ほどアナウンス致しますが、今のところの予定は下記のようになっています. 作業の進行状況に伴い前後にずれる可能性もありますのでご注意下さい. -- 16:12, 25 November 2011 (JST) 委員会 to all 前回お伝えいたしませんでしたが 今回の工事では下の建屋では現存コンセントを廃止する必要があります. そのほかの建物では現存のネット末梢が新しいのでそのまま利用いただけます.
 * 2011年12月12日の週：実験圃場管理棟、系統生物西付属棟
 * 12月19日の週：系統生物共通棟、動物飼育実験棟、ネズミ付属棟
 * 2012年1月10日の週：RI実験棟、第二研究実験棟、第二電子計算機棟
 * 1月16日の週：プレハブ棟、研究実験棟西棟
 * 1月23日の週：研究本館、研究員宿泊施設、講堂２Ｆ
 * 1月30日の週：電子計算機棟

図書館 研究実験棟東 講堂棟２Ｆ　推進課 構造遺伝学研究センター ＲＩ実験棟（１Ｆ２Ｆ）　（仁木さん） 系統生物センター（西　東） 宿泊施設２階　事務 中央機械室（真野さん） ネズミ付属棟 ＤＤＢＪセンター 計算機棟

●　アンケートでお答えいただいた増設のご希望に関しては 仕様で決められているコンセント総数内に収まるようにいたしますので ご希望に添えない場合もあります.

●　「情報コンセント数希望アンケートは月曜の正午までで閉め切ります. お答えのない場合にも現状維持になりますので大した問題は起こりません. 」

=LAN新設工事（12/5~)=

研究実験棟東
施工担当のトーエイビジコムの井村でございます. 12/5からの配線工事対象である研究実験棟（東棟）の 配線図面を送付いたします. ご確認願います. 配線ルートは施工後にプロットさせていただきますので、まずは情報コンセントの配置のみとなっております. なお情報コンセントの配置については、現地にて調査した結果を反映しております.

   
 * ソケット位置予定図

=LAN工事報告= １．：12/14（水）多賀　浩司 (株）日立システムズ ２．作業時間・作業場所15:00～18:00　V.実験圃場管理棟 ３．作業者 日立システムズ 多賀　浩司（現地責任者）※連絡先：xxxxxxxx ほか ４．作業内容 （１）フェーズ2　フロアスイッチ切替 （２）切替後通信試験 （１）について予定通り完了しました. （２）について、通信試験にて外部への通信試験を実施し、問題ないことを確認しましたが、今朝一部屋接続できない部屋があるとの連絡をいただき、現地確認したところ、１本だけパッチパネルからの移設が漏れておりました. 新スイッチに接続しなおし、疎通を確認いたしました. ５．現地での決定・確認事項 とくにありません. ６．懸案事項・追加確認事項  すでに提示済みの確認事項一覧以外にはとくにありません. --- １．作業日：12/16（金） ２．作業時間・作業場所 15:00～17:00　S.系統生物西附属棟 ３．作業者 日立システムズ 多賀　浩司（現地責任者）※連絡先：大久保5838 ほか ４．作業内容 （１）フェーズ2　フロアスイッチ切替 （２）切替後通信試験 （１）について予定通り完了しました. （２）について、通信試験にて外部への通信試験を実施し、問題ないことを確認. 　　　作業を完了いたしました. --- １．作業日：12/19（月） ２．作業時間・作業場所 17:00～18:00　T.系統生物共通棟 ３．作業者 日立システムズ 多賀　浩司（現地責任者）※連絡先：大久保5838 ほか ４．作業内容 （１）フェーズ2　フロアスイッチ切替 （２）切替後通信試験 （１）について予定通り完了しました. （２）について、通信試験にて外部への通信試験を実施し、問題ないことを確認. 　　　作業を完了いたしました. より影響を減らすように日程変更が入りました14:29, 21 December 2011 (JST) １．C-w.研究実験棟西棟 変更前日程：1/17（火）17:00～20:00 変更後日程：1/14（土）9:00～20:00　　　　　　1/15（日）9:00～20:00（予備日） ２．A.研究本館 変更前日程：1/26（木）17:00～20:00 1/27（金）17:00～20:00 変更後日程：1/28（土）9:00～20:00 1/29（日）9:00～20:00（予備日）

１．作業日：12/21（水） ２．作業時間・作業場所 15:00～17:00　U.ネズミ附属棟 ３．作業者 日立システムズ 多賀　浩司（現地責任者）※連絡先：090-5409-2445 ほか ４．作業内容 （１）フェーズ2　フロアスイッチ切替 （２）切替後通信試験 （３）M301号室ラッキング作業

（１）について予定通り完了しました. （２）について、通信試験にて外部への通信試験を実施し、問題ないことを確認. 作業を完了いたしました. （３）について、FWとUPS以外の搭載作業を完了しました. FWとUPSは重量があるため、別途棚板を用意して1月中旬までに搭載いたします.

１．作業日：1/6（金）

２．作業時間・作業場所 10:00～10:30　M301号室、A221、C-e.3F廊下 14:00～15:00　M301号室

３．作業者 日立システムズ 多賀　浩司（現地責任者）※連絡先：090-5409-2445 ほか

４．作業内容 （１）現行コアスイッチ～建物スイッチ間光ケーブル借用（抜線）作業 ①現行コアスイッチ～研究実験棟（東棟）建物スイッチ間２芯 ②現行コアスイッチ～研究本館建物スイッチ間２芯

（２）研究実験棟（東棟）建物スイッチへの Trunkポート設定、リンクアグリゲーション設定

（１）について、作業完了しました. 疎通断はありませんでした.

（２）について、作業完了しました.

- １．作業日：1/11（水）

２．作業時間・作業場所 12:00～18:00　J.第二研究実験棟1F

３．作業者 日立システムズ 多賀　浩司（現地責任者）※連絡先：090-5409-2445 ほか

４．作業内容 （１）フェーズ２フロアスイッチⅠリプレース作業 （２）切替後通信試験

（１）について、作業完了しました. （２）について、通信試験を実施し、疎通を確認. 作業完了しました.

１．作業日：1/13（金）

２．作業時間・作業場所 9:00～19:30　RI実験棟 10:00～11:30　P.生命情報・DDBJ附属棟 12:00～13:30　K.第二電子計算機棟

３．作業者 日立システムズ 多賀　浩司（現地責任者）※連絡先：090-5409-2445 ほか

４．作業内容 （１）フェーズ２フロアスイッチⅠリプレース作業 （２）切替後通信試験

（１）について、作業完了しました. （２）について、通信試験を実施し、疎通を確認. 作業完了しました. K.第二電子計算機棟については、作業後新SWがループ検知したため、 確認したところK101室内でループ箇所を発見. 該当ケーブルを抜線したところ、通信が安定することを確認いたしました.

１．作業日：1/14（土）

２．作業時間・作業場所 9:00～17:30　研究実験棟西棟

３．作業者 日立システムズ 多賀　浩司（現地責任者）※連絡先：090-5409-2445 ほか

４．作業内容 （１）フェーズ２フロアスイッチⅠリプレース作業 （２）切替後通信試験

（１）について、作業完了しました. （２）について、研究実験棟（東棟）建物スイッチⅠへの 通信試験を実施し、疎通を確認. 作業完了しました. M301号室が電源停止のため、外部への接続確認は1/16（月）早朝に実施いたします.

５．現地での決定・確認事項 とくにありません.

６．懸案事項・追加確認事項 とくにありません. --- １．作業日：1/23（月）

２．作業時間・作業場所 13:00～18:00　Q.研究員宿泊施設

３．作業者 日立システムズ 多賀　浩司（現地責任者）※連絡先：090-5409-2445 ほか

４．作業内容 （１）フェーズ２フロアスイッチⅠリプレース作業 （２）切替後通信試験

（１）について、作業完了しました. （２）について、通信試験を実施し、外部への疎通を確認. 作業完了しました.

５．現地での決定・確認事項 宿泊施設内のフロアスイッチは当初セミナー室の壁に盤付け予定でしたが、 PS内に適切な設置場所があったため、現地にて光江様、宗像様と会話し、 PS内の設置とさせていただきました.

６．懸案事項・追加確認事項 とくにありません. - １．作業日：2/3（金）

２．作業時間・作業場所 9:00～18:00　B.図書館

３．作業者 日立システムズ 多賀　浩司（現地責任者）※連絡先：090-5409-2445 ほか

４．作業内容 （１）フェーズ２フロアスイッチⅠリプレース作業 （２）切替後通信試験

（１）について、作業完了しました. （２）について、通信試験を実施し、外部への疎通を確認. 作業完了しました.

５．現地での決定・確認事項 プレハブ棟（南）のフロアスイッチ切替＆情コン増設作業について、 植松様、新井様と会話し、2/29（水）に実施することといたしました. 小原様へは新井様からお伝えいただけると伺いました. - １．作業日：2/4（土）

２．作業時間・作業場所 9:00～13:00　D.講堂棟

３．作業者 日立システムズ 多賀　浩司（現地責任者）※連絡先：090-5409-2445 ほか

４．作業内容 （１）フェーズ２フロアスイッチⅠリプレース作業 （２）切替後通信試験

（１）について、作業完了しました. （２）について、通信試験を実施し、外部への疎通を確認. 作業完了しました. なお、1Fの機器収容盤については、光江様第一希望の食堂隅に設置いたしました.

５．現地での決定・確認事項 とくにありません.

６．懸案事項・追加確認事項 とくにありません.

１．作業日：2/13（月）

２．作業時間・作業場所 9:00～18:00　W406号室・M301号室

３．作業者 日立システムズ 多賀　浩司（現地責任者）※連絡先：090-5409-2445 ほか

４．作業内容 （１）iNetSec Smart Finderセンサー 、マネージャ構築作業 （２）iNetSec Smart Finder連動試験

（１）について、作業完了しました. （２）について、登録したセンサー４台をマネージャから確認し、 監視対象VLANのNW機器・端末を収集していることを確認いたしました.

■iNetSec Smart Finder マネージャログイン先 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ※現行環境ではなく、新環境からのアクセスとなります.

５．現地での決定・確認事項 とくにありません.

６．懸案事項・追加確認事項 とくにありません. - １．作業日：2/25（土）・2/26（日）

２．作業時間・作業場所 9:00～18:00　新NW利用のある全建屋

３．作業者 日立システムズ 多賀　浩司（現地責任者）※連絡先：090-5409-2445 ほか

４．作業内容 （１）フェーズ3システム切替 （２）全フロアスイッチ配下からの通信試験 （３）NW連動試験

（１）について、前回定例会にてご説明した手順書チェックシートに基づき、 切替作業を実施. 通信試験を実施し、問題がないことを確認. 作業完了しました.

（２）全フロアスイッチへの通信試験および 全フロアスイッチ配下からの通信試験について、本日午前中までに実施し、 問題がないことを確認. 作業完了としました.

（３）NW連動試験 ①VPN接続試験について、外部からもアクセスし、問題がないことを確認. ②iNetSec Smart Finder について、監視対象セグメントの端末情報を収集していることを確認. ③外部からIPSライセンスを入手し、IPS設定を投入. 小笠原様、宗像様には2/25（土）立ち話でご説明しましたが 設定内容について、次回定例にてあらためて確認させていただきます. ④X-MONの動作も問題ないことを確認.

５．現地での決定・確認事項 （１）現行建物スイッチについて、新旧起動させたままだとトラブルの元になるため、 2/25（土）午前中に電源断をいたしました.

（２）情報コンセントが１つだけ設置されていたネズミプレハブ棟については、 移行対象外の建屋である旨、宗像様に確認いたしました.

６．懸案事項・追加確認事項 とくにありません.

-- １．作業日：3/10（土）

２．作業時間・作業場所 9:00～19:00　G,H,J,K,P棟

３．作業者 日立システムズ 多賀　浩司（現地責任者）※連絡先：090-5409-2445 ほか

４．作業内容 （１）G棟建物スイッチ・光パッチパネルを廊下からEPSへ移設 （２）H,J,K,P棟向けSWのVLANをAccessからTrunkに変更 （３）J,K設置無線APにDHCP対象のプライベートVLAN、SSIDを作成 （４）G棟3F無線AP追加設置 （５）H301室内情コン新設

（１）、（２）について作業実施し、通信試験を実施し問題がないことを確認しました. （３）について6台のAPのIPアドレスをグローバルからプライベートに変更. DHCPにてIP取得し、外部へ通信できることを確認しました. （４）澤先生室内に無線APを設置し、澤先生にも電波強度、通信とも 問題がないことをご確認いただきました. （５）H301室内に情コンを新設し、お客様よりご要望いただいた VLAN60での通信に問題ないことを確認しました.

７．今後の予定 2/27（月）本稼動対応 2/28（火）X-MONカスタマイズ（フェーズ2機器との連携確認） 2/29（水）無線LAN機能有効化 プレハブ棟（南）切替 3/5（月)～3/16（金）無線LAN電波調査 3/10（土）G棟建物スイッチ廊下からEPSへ移設 3/11（日）予備日 3/17（土）C-e棟建物スイッチ廊下からEPSへ移設　　　　　C-e.7FおよびY-1向けフロアスイッチⅡ接続 3/18（日）予備日 3/23（金）まで：フェーズ4完了 3/30（金）納品 4/1（日）保守開始

=議事録= --- 17:39, 25 November 2011 (JST) 2011-11-25打ち合わせ >>調達小林さんに連絡（okubo)：機器管理番号記録無用　置き場所検討中 決まり次第連絡くれる　廃棄業者廃棄法は事務で見積もり伝票はネット調達差額に（植松さんにわたるように依頼） http://farm7.staticflickr.com/6105/6398808915_32df924d43_m.jpg -- 11:25, 28 November 2011 (JST) From Yanai（システムズ） to net-all  なお、別件ですが金曜日のお打合せにて決定いたしました弊社側からのアクションは以下だと 認識しております.
 * 1) 現地調査とコンセントアンケート実施 集計
 * 2) アンケートは28日で締切 催促文書作成済み
 * 3) 旧ネット機器の発見と廃棄を追加で見積もり依頼した
 * 4) 12月1日から3月末まで出続けるピザボックス大の機器（総数300　1ton）の集積場所を事務に確認
 * 1) 末梢のLAN工事に着手する前にネット停止のスケジュールおよび工事のスケジュールを明確化し早めに公知する. 分子生物の期間などを有効に使う.
 * 2) 30日までにメイルでもらって展開し8日の打ち合わせでfeed backする
 * 3) DMZの運用法　および　グローバルIPの回収法　について可能性を議論　オープン 電子計算機委員会へ

--- 20:19, 30 November 2011 (JST)新ネットへの入れ替えに際してお願い
 * 居室内作業及び、NW停止時間のスケジュール（30日にご提出）
 * 今後の工事対象居室の配線図面の提出（1日から順次ご提出）
 * 無線APの設置場所のご提案（8日打合せ時にご提出）
 * サーバ側ご説明資料の草案ご提出（8日打合せ時にご提出）
 * 28日にて締切頂きました情コン数を元に全体調査した結果のご報告（8日打合せ時にご提出）
 * ・情報コンセントの生き死に区別のために新規導入は目立つ色（派手系）に　草案（準備でき次第お持ちします. ）
 * 残NW機器に関する撤去御見積（出来次第、小笠原様へ）
 * 研究実験棟西の７F、プレハブ棟の配置変更可否（出来次第、小笠原様へ）

つきましては ①ネットワーク機器およびネットワーク配線を部分的に別目的に流用している ②個人的に所内の配管スペースに配線した覚えがある方がおられたらお知らせください.
 * 新ネット導入工事に際し 安全とスペース確保の目的で 現行およびその前のネットワーク配線およびネット機器のうち無用になるものを撤去します.

① 廊下に配線している. ② 廊下の天井裏に配線している. ③ 別のフロアを結んでいる配管を使っている. ④ EPS（各建屋の縦系配線の通る部屋）内に機器を設置している.
 * 対象は

① オフィススイッチと呼ばれた光が入る各部屋のスイッチ類 およびそのコアスイッチへの光配線の中で利用していないもの. （利用しているものは新ネット開通後に撤去します. ） ②カテゴリー５のメタル配線、同軸ケーブル及びそれに接続された機器（１０年前の規格） ③EPS室内に設置してあるネットワーク機器（主に富士通製）と 当該機器に接続しているケーブル※例外箇所：研究本館、研究実験棟（東棟） ④青のテープが貼られている情報コンセント
 * 撤去になる対象物及び判断は

①12月12日に電源・配線を抜きます. （※上記該当ある場合は、それまでに連絡ください. この時点では戻せるようにしておきます. ） ②完全撤去は12月15日以降順次実施いたします. （※この後は戻せません. ）
 * 利用していないと思われるものは

- 10:28, 2 December 2011 (JST)

2nd Dec, 2011 (Important notice from Computer and Network Committee) Renewal work of new NIG network system

We will operate renewal work in the following schedule.

1.The venders have proposed a schedule for temporary network disruption for LAN renewal as you can see from the attached file. Apart from changing their schedule, we wouldn’t give advance notice to each lab. Please check the schedule by yourselves and prepare for temporary disruption.

(Irrelevant for most of you)

the switches and cables which have not been used for years.(remnants of more than  one version older LAN)
 * 2.In order to make space for new equipment and ensure safety, we will first remove


 * Therefore, please contact us by 8th December if you …

1) Are re-using very old network equipment for other purposes  2) Place computer in public spaces, which might confuse network equipment

*Places to be inspected are …

1) On the walls of hallways  2) Cables above the ceiling in the hallway 3) Cables across the floors  4) Setting up the equipment in EPS (EPS is a Recess in the wall of hallways with doors)

*Criteria for removal (any one of the following)

1) Optic-metal switches and Optic-optic switches which have not been operated.  2) Metal cables of category-5 or earlier. 3) Network equipment (mainly made by Futitsu) and connection cable in EPS.  4) LAN outlet sockets with blue markings (which are not operated).

*Exception for the rules above: NIG main Building (A), Research Building East Wing (B)

The objects which meet the criteria will be unplugged on 12th December. If you find any problems about this operation, please contact Supplies Team. They will be removed on 15th December. Please note that we won’t be able to return them to the original places. -

=ネット関係事業の緊急課題=
 * ネットメイル運用エンジニア調達: ３月は日立システムズが敷設中なので対応してくれる. 　４月以降は仕様書作成して調達14:20, 21 January 2012 (JST)