AdderssingPlan

=現状のアドレス運用　03-22-2012 =

=アドレス運用計画= 便益と安全性とコストを鼎立させる目的でアドレス運用につき以下のように計画しています. ２４年３月２２日　日立システムズ多賀、奈倉、小笠原、宗像、大久保、藤山

フェーズ１：現状のアドレス調査・事前対策（2012年4月～6月）

 * 1) セグメントごとのクライアント端末台数を精査し、DHCPで配布する必要のあるアドレス数検討
 * 2) セグメントごとにDHCPを配布するアドレス範囲を決定（サーバ・プリンタがいない範囲検討）
 * 3) スコープ内に固定IPアドレスのサーバ・プリンタ等がある場合は、事前にスコープ外にアドレスを変更してもらう

フェーズ２で行う準備

 * フェーズ3に移行する際は、以下調査・検討する移行準備期間が必要となる
 * 1) サーバは所内向けか公開サーバかを確認のうえ、移行方法を明確にする
 * 2) 該当セグメントのサーバの接続先ポート
 * 3) フェーズ3では、研究室向けはすべてプライベートIPとなるため、フェーズ3実施までに、公開サーバはDMZにハウジングするか、DMZの仮想サーバ上に再構築し、集約.

フェーズ３：有線LANアドレス運用(2013年4月～）
=各種運用法の比較=